# CSOL 基础设施建设 - 7天创造世界

## 概述

本文档描述了CSOL基础设施建设的完整流程，采用"7天创造世界"的比喻，系统地阐述了从网络连接到应用部署的完整建设过程。

## 第1天：Tailscale - 网络连接基础

**目标**：打通所有分布式地点的网络连接

**核心任务**：
- 在所有节点部署Tailscale，建立安全的网络连接
- 确保所有节点可以通过Tailscale网络相互访问
- 为后续的分布式管理奠定网络基础

**关键成果**：
- 所有节点加入Tailscale网络
- 节点间可以通过Tailscale IP直接通信
- 为后续的Ansible、Nomad等工具提供网络基础

## 第2天：Ansible - 分布式控制

**目标**：实现灵活的分布式节点控制

**核心任务**：
- 部署Ansible作为配置管理工具
- 建立inventory文件，管理所有节点信息
- 编写playbook，实现"八爪鱼式"的远程控制能力

**关键成果**：
- 可以通过Ansible批量管理所有节点
- 标准化的配置管理流程
- 自动化的软件部署和配置更新

## 第3天：Nomad - 服务感知与任务调度

**目标**：建立服务感知能力和任务调度系统，提供容错性

**核心任务**：
- 部署Nomad集群，实现资源调度
- 配置服务器节点和客户端节点
- 建立服务发现和健康检查机制

**关键成果**：
- 集群具备任务调度能力
- 服务自动发现和故障转移
- 资源的高效利用和负载均衡

## 第4天：Consul - 配置集中管理

**目标**：解决容器技术配置的集中管理问题

**核心任务**：
- 部署Consul集群，提供配置管理和服务发现
- 通过Nomad拉起Consul服务
- 建立键值存储，用于动态配置管理

**关键成果**：
- 配置的集中管理和动态更新
- 服务注册与发现
- 为后续的Vault集成提供基础

## 第5天：Terraform - 状态一致性

**目标**：解决基础设施状态一致性问题

**核心任务**：
- 使用Terraform管理基础设施资源
- 建立基础设施即代码(IaC)的实践
- 确保环境状态的一致性和可重复性

**关键成果**：
- 基础设施的声明式管理
- 状态的一致性和可预测性
- 环境的快速复制和重建能力

## 第6天：Vault - 安全密钥管理

**目标**：解决大规模自动化编程中的环境变量和敏感信息管理

**核心任务**：
- 部署Vault集群，提供密钥管理服务
- 集成Vault与Nomad、Consul
- 建立动态密钥管理机制

**关键成果**：
- 敏感信息的集中安全管理
- 动态密钥生成和轮换
- 为自动化流程提供安全的配置获取方式

## 第7天：Waypoint - 应用部署现代化

**目标**：实现应用部署的现代化管理

**核心任务**：
- 部署Waypoint，提供应用生命周期管理
- 建立标准化的应用部署流程
- 集成CI/CD流程

**关键成果**：
- 应用部署的标准化和自动化
- 开发体验的提升
- 完整的应用生命周期管理

## 建设原则

1. **循序渐进**：严格按照7天的顺序进行建设，每个阶段的基础是前一个阶段的完成
2. **依赖明确**：每个工具都有明确的依赖关系，确保架构的合理性
3. **功能互补**：每个工具解决特定问题，形成完整的基础设施解决方案
4. **可扩展性**：整个架构设计考虑未来的扩展需求

## 重要提醒

**当前问题**：本地节点不接受任务，导致无法部署Consul，造成配置混乱

**解决方案**：
1. 将本地节点也设置为Consul的管理节点
2. 确保本地节点能够接受和执行任务
3. 建立sticky note机制，不断提醒自己配置状态和依赖关系

**核心逻辑**：只有解决了本地节点的任务接受问题，才能正确部署Consul，进而保证整个基础设施建设的顺利进行。